Hội Tình Nguyện Việt Nam

https://hoitinhnguyen.vn

Thủ tướng: Dứt khoát không để người dân nào phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát

Chiều 10/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình và nhiệm vụ thời gian tới.
img9337 17416090977011964247855
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dứt khoát không để người dân nào phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phiên họp diễn ra trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Ban Chỉ đạo, qua rà soát sơ bộ, cả nước có khoảng 223.000 gia đình đang ở trong nhà tạm, nhà dột nát, không bảo đảm an toàn hoặc chưa có nhà ở cần được hỗ trợ để cải thiện nhà ở để "an cư, lạc nghiệp".

Hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" và "Đợt thi đua cao điểm 450 ngày xóa nhà tạm, nhà dột nát", cùng với kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, ngân hàng, doanh nghiệp, người dân đã chung tay xây dựng nhà cho các gia đình còn khó khăn về nhà ở.

Đến nay, cả nước đã hỗ trợ xóa 121.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, hơn 65.000 căn nhà đã được bàn giao, đang xây dựng hơn 56.000 căn nhà. Cụ thể là hỗ trợ hơn 10.000 căn nhà ở đối với người có công; hỗ trợ theo 2 chương trình mục tiêu quốc gia hơn 57.000 căn và hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hơn 53.000 căn. Có 6 địa phương đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Từ nay đến cuối năm, cả nước phải tập trung hoàn thành xóa hơn 101.000 căn nhà tạm, nhà dột nát; trong đó, nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát khoảng 70.000 căn. Bình quân mỗi ngày cả nước phải xóa khoảng 500 căn nhà tạm, nhà dột nát; mỗi tỉnh xóa 8 căn/ngày.

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thảo luận sôi nổi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Các đại biểu nêu khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm, nhất là cách làm hay của các địa phương; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp và bày tỏ quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trên cả nước vào cuối năm 2025.
 

img9309 174160909740845131448
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình và nhiệm vụ thời gian tới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là mệnh lệnh từ trái tim, lương tri, trách nhiệm với cộng đồng

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các báo cáo rất cụ thể, đầy đủ của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương, các ý kiến rất thẳng thắn, sát với tình hình thực tế, thiết thực về thực trạng, kết quả thực hiện, hạn chế, bất cập, nguyên nhân và kinh nghiệm trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát vừa qua và định hướng thời gian tới.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng tổng hợp đầy đủ các ý kiến xác đáng, sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông báo Kết luận Phiên họp để triển khai thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước về xoá nhà tạm, nhà dột nát với nhân dân; thể hiện sự "đền ơn đáp nghĩa" đối với những người có công, người đã hy sinh vì cách mạng qua các thời kỳ; thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", đại đoàn kết toàn dân tộc, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "lá lành đùm lá rách", "lá rách ít đùm lá rách nhiều"; thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người yếu thế, người khó khăn, người có hoàn cảnh đặc biệt, đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, người khó khăn đòi hỏi, hy vọng thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nêu rõ, từ phiên họp trước, một số công việc đã hoàn thành. Ban Chỉ đạo đã tích cực tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình, nhất là khó khăn về đất đai.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 7/3/2025 về phương án phân bổ sử dụng nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 (gần 6.000 tỷ đồng) để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 55/QĐ-BXD hướng dẫn tiêu chí nhà tạm, nhà dột nát. Bộ Tài chính có văn bản số 14579/BTC-CST hướng dẫn khấu trừ thuế đối với kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Toàn bộ 58 tỉnh, thành phố có nhà tạm, nhà dột nát đã thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh; ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào trên địa bàn; 100% các huyện đã hoàn thành việc thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện.
 

img9328 17416090976921816599235
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về công tác triển khai, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã tập trung huy động nguồn lực, tổ chức triển khai hiệu quả và đạt nhiều kết quả thiết thực, trong đó nhiều địa phương đã đặt mục tiêu về đích sớm.

Kết quả thực hiện từ Phiên họp thứ hai đến nay, các đơn vị đã chuyển 2.230/3.464 tỷ đồng theo phương án huy động nguồn lực tại Chương trình phát động ngày 5/10/2024 (đạt 64,4%).

Quỹ "Vì người nghèo" đã tiếp nhận trên 80 tỷ đồng, bao gồm 62 tỷ đồng các đơn vị đăng ký ủng hộ tại Lễ phát động ngày 13/4/2024. Các địa phương đã vận động được gần 2.700 tỷ đồng.

Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp quốc phòng đã hỗ trợ thêm 166 tỷ đồng, nâng tổng kinh phí đã hỗ trợ là 566 tỷ đồng. Bộ Công an đã chuyển 231 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ngành ngân hàng tiếp tục vận động các tổ chức tín dụng hỗ trợ bổ sung khoảng gần 91 tỷ đồng, phát động toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động toàn ngành ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương để chung tay xóa 1.000 căn nhà (nâng tổng mức hỗ trợ của ngành ngân hàng là gần 1.313 tỷ đồng).

Cả nước đã hoàn thành, bàn giao hơn 65.000 căn nhà để các hộ gia đình được ở trong ngôi nhà mới; đồng thời đang xây dựng hơn 56.000 căn nhà (từ sau phiên 2 đến nay tăng gần 16.000  căn nhà hoàn thành và 18.000  căn nhà khởi công), đặc biệt dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ có trên 48.000 hộ vui tươi, phấn khởi đón Tết trong ngôi nhà mới.
 

img1135 17416033696491370389625
Phiên họp diễn ra trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thay mặt Ban chỉ đạo, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, ngành ngân hàng, các bộ, cơ quan, địa phương, các đơn vị tài trợ đã chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, góp phần vào những thành quả bước đầu hết sức quan trọng, là tiền đề, cơ sở để thực hiện mục tiêu tiếp theo của Chương trình.

Thủ tướng biểu dương đồng chí Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nay là Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo (Phó Trưởng ban kiêm Thường trực Ban Chỉ đạo) đã chủ động chỉ đạo triển khai ngay các công việc của Bộ sau hợp nhất; trân trọng cảm ơn đồng chí Đỗ Văn Chiến và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã hưởng ứng tích cực, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Chương trình với tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của", đây là lời hiệu triệu, cũng là phương châm hành động thực hiện Chương trình.

Theo Thủ tướng, quá trình thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tốt, điển hình tiên tiến. Do đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã đề xuất khen thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen cấp bộ, địa phương cho các cá nhân, tập thể điển hình, tiên tiến tại lễ sơ kết công tác này trong tháng 4 tới; Văn phòng Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo hướng dẫn thực hiện việc này, đưa ra tiêu chí, tiêu chuẩn.
 

img9335 1741609097698255353601
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bên cạnh đó, phải chỉ ra những địa chỉ, tập thể, cá nhân chưa hoàn thành, chưa quan tâm đúng mức công tác này để kiểm điểm trách nhiệm, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, bất cập trong thực hiện chương trình. Theo đó, một số địa phương chưa báo cáo kết quả rà soát, phê duyệt nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát để làm căn cứ tổ chức triển khai hỗ trợ; làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc; ảnh hưởng đến việc bố trí nguồn lực hỗ trợ…

Một số bộ, cơ quan, địa phương chưa quyết liệt triển khai; có địa phương chưa chủ động liên hệ để nhận hỗ trợ, có tâm lý trông chờ ỷ lại vào nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, thiếu quan tâm, chưa chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công cần thực hiện quyết liệt hơn, tích cực, hiệu quả hơn. Việc triển khai tại một số địa bàn gặp khó khăn do người dân sống phân tán, giao thông khó khăn, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Việc thiết kế mẫu nhà phù hợp với điều kiện, văn hóa từng nơi và tạo "thương hiệu" cho chương trình, cần hoàn thành ngay, cũng như gợi ý các nguyên vật liệu xây dựng phù hợp, việc này thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng và các Sở Xây dựng. Thủ tướng cũng yêu cầu cần nghiên cứu việc xây dựng nhà ở bằng sản xuất và lắp ghép các cấu kiện.
 

img9317 17416090976682027431477
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nguyên nhân khách quan của tồn tại, hạn chế, Thủ tướng cho rằng do chương trình lớn, đối tượng nhiều, thời gian ngắn, liên quan đến nhiều bộ, cơ quan, địa phương; phải triển khai trên quy mô rộng trong thời gian ngắn, nhiều đối tượng hỗ trợ ở các địa bàn khó khăn.

Nguyên nhân chủ quan là một số bộ, cơ quan chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa chủ động, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền. Còn có ban chỉ đạo, người đứng đầu một số địa phương trách nhiệm chưa cao, quyết tâm chưa lớn, chưa quyết liệt, còn máy móc, thiếu sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức triển khai thực hiện và còn trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực hỗ trợ của Trung ương; chưa huy động hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp…

Thủ tướng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm về sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, nắm sát tình hình, chỉ đạo sát sao, phản ứng linh hoạt, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không theo kế hoạch. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng, tích cực tham gia của cả hệ thống chính trị, góp công, góp của, góp sức của người dân, phát huy sức mạnh của nhân dân. Phải phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

Ngày 31/10/2025 phải cơ bản hoàn thành

Về mục tiêu của chương trình, Thủ tướng nhắc lại, cần phấn đấu đến ngày 31/10/2025 cơ bản hoàn thành việc xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, Thủ tướng nêu rõ, việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, chỉ bàn làm, không bàn lùi, dứt khoát phải làm bằng được theo tiến độ đề ra để hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025 và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Dứt khoát không để người dân nào phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát, đây là mệnh lệnh của trái tim, lương tri, trách nhiệm với cộng đồng, qua đó thực hiện tốt công cuộc "đền ơn, đáp nghĩa", Thủ tướng phát biểu.
 

img9332 17416090976341404267716
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về phương châm, Thủ tướng yêu cầu quán triệt phương châm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, nhân dân làm chủ"; phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo động lực, truyền cảm hứng cho nhân dân, kêu gọi tinh thần tự giác, ý thức tự lực, tự cường vươn lên đối với những người được hưởng thụ.

Đa dạng hóa nguồn lực thực hiện chương trình với tinh thần: Ai có gì giúp nấy, có công giúp công, có của giúp của, có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít. Các thành phố lớn, địa phương đầu tàu về kinh tế như Hà Nội, TPHCM, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương… cần hỗ trợ cho các địa phương còn khó khăn trong thực hiện Chương trình.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ, không trông chờ, ỷ lại của các địa phương trong thực hiện Chương trình.

Bám sát tình hình, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xóa nhà tạm, nhà dột nát theo thẩm quyền; báo cáo, đề xuất ngay những vấn đề vượt thẩm quyền. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, không để bị lợi dụng, trục lợi, tiêu cực, lãng phí, đồng thời bảo vệ môi trường "sáng, xanh, sạch, đẹp" và xây dựng nhà ở gắn với các hạ tầng đồng bộ.
 

img9330 17416090974181567728368
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại Phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng thống nhất về cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp (hoàn thành trước ngày 15/3/2025). Thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các địa phương rà soát, hoàn thiện kế hoạch theo ngày, tuần, tháng, quý và từ nay đến cuối năm để hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Phối hợp với Bộ Tài chính, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương rà soát báo cáo của các địa phương để đề xuất điều chỉnh kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí huy động tại Chương trình phát động và kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 phù hợp với nhu cầu thực tế qua rà soát (hoàn thành trong tháng 3/2025).

Cập nhật, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc của địa phương (nhất là về nguồn lực, thủ tục, đất đai, nhân lực, vận chuyển vật liệu…) để chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương những vấn đề vượt thẩm quyền để bảo đảm tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Theo dõi sát, kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những cách làm hay, gương điển hình và xem xét kỷ luật những trường hợp chậm tiến độ, không tích cực trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Phản ứng linh hoạt với tình hình phát sinh ngoài kế hoạch để có giải pháp bảo đảm hoàn thành mục tiêu của chương trình.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền sớm bố trí kinh phí (hoàn thành trong tháng 3/2025); hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ để hoàn thành sớm hơn so với xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Tiếp tục hướng dẫn các địa phương nghiên cứu, thiết kế một số mẫu nhà ở điển hình, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với văn hóa, phong tục tập quán và đặc điểm của từng địa phương, vùng miền để các hộ gia đình tham khảo, nghiên cứu áp dụng.
 

img9320 1741609097414799287864
Về mục tiêu của chương trình, Thủ tướng nhắc lại, cần phấn đấu đến ngày 31/10/2025 cơ bản hoàn thành việc xoá nhà tạm, nhà dột nát - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương về bố trí đất xây dựng nhà ở đối với hộ có khó khăn về đất ở.

Bộ Tài chính khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phân bổ nguồn vốn sự nghiệp năm 2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; phân bổ kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 hỗ trợ chương trình và kinh phí hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ (hoàn thành trước 15/3/2025).

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương rà soát, đề xuất điều chỉnh kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí huy động tại Chương trình phát động và kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 phù hợp nhu cầu thực tế; tiếp tục vận động các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tích cực tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đôn đốc các tổ chức tín dụng thực hiện cam kết hỗ trợ cho các địa phương và tiếp tục tích cực tham gia hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh truyền hình địa phương xây dựng các chuyên mục về công tác này để lan toả mạnh mẽ phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo đồng thuận xã hội để người dân, doanh nghiệp ủng hộ, chia sẻ, chung tay hỗ trợ Chương trình.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt chỉ đạo để phấn đấu đến ngày 31/10/2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, ban hành quy chế tổ chức hoạt động, phân công cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, hoàn thành trước ngày 15/3/2025. Hằng ngày cập nhật, tổng hợp kết quả xoá nhà tạm, nhà dột nát theo phần mềm thống kê đã hướng dẫn để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.

Các tỉnh: Bắc Giang, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp khẩn trương rà soát số liệu, đối tượng thụ hưởng bảo đảm chính xác và phê duyệt nhu cầu nhà tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ (hoàn thành trước ngày 15/3/2025).

Các địa phương ưu tiên tổ chức triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công. Chủ động phối hợp với đơn vị hỗ trợ để thực hiện các thủ tục tiếp nhận kinh phí hỗ trợ và triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện tại địa phương.

Các bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ các địa phương khẩn trương chuyển kinh phí vào đầu mối và số tài khoản tiếp nhận của cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh mà Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã công bố.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 là rất nặng nề, đòi hỏi phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, có sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng thực hiện; đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt nhất chương trình này.

Tác giả: Hà Văn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây